# 爱问开发计划 2023-01-28

## 部分完成

### 内容

1. 学生端-首页
2. 老师端-首页

### 预计时间

N+0.5 其中N为相关后台测试完成时间

### 原因

静态页面已有，暂未对接接口，相关后台测试完成后需0.5天对接

## 进行中

### 内容

1. 学生端--咨询页面
2. 学生端--咨询页面-评价功能
3. 老师端-咨询页面
4. 老师端-咨询-咨询记录功能

### 预计时间

1. 粗略版，不追求细节，功能不影响使用
如果全部由我开发需到2月7日下班前提测；有组件复用2月6日下午
2. 细节版 （可选：需要测试配合）
粗略版时间顺延2天 2-9下午完成

### 原因

上方功能大体有3部分：

1. 聊天（主要）: 2月2日下班前会提测，3号反馈修改
2. 学生端老师信息展示 : N+0.5天时间 其中N为相关后台测试完成时间
3. 老师端学生档案填写: 模块需要与学生档案开发者讨论，由他人开发组件我对接需要N+0.5天，由我开发则需要2天

## 待讨论

### 内容

1. 学生端-咨询-语音通话
2. 学生端-咨询-视频通话
3. 老师端-咨询-语音通话
4. 老师端-咨询-视频通话

### 预计时间

选择声网 6天 ；其他方案 3+N(N>2.5)

### 原因

- 静态页面 时间：1天
- 第三方选择 (选择声网 时间：0，其他方案每个需要1-1.5天)
- 对接第三方 (选择声网 时间：3天，其他方案每个需要1.5-？天)
- 对接自己服务（需后端配合）2天
